\section{Seguimiento}

Una vez que se contó con el sprint backlog definido, se intentó comenzar con la iteración. En un principio, se había pensado que lo ideal hubiera sido un sprint que durara dos semanas, aunque finalmente se optó por una duración de una semana, comenzando el jueves 29 de Septiembre de 2011

A continuación, se incluye un gráfico que permite divisar cómo se fueron ``consumiendo'' las horas estimadas en el sprint backlog a medida que avanzaban los días. Se ingresó una línea de referencia que representa el caso ideal en el cuál en cada día se le dedica al proyecto la misma cantidad de tiempo.

\vspace{1cm}

\begin{figure}[!h]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.6]{./otros/task_burndown_chart.jpg}
\end{figure}



